# M10 / issue-51 开发日志：教程大纲与里程碑收束

- Issue：#90
- 里程碑：M10 AI 工作台与真实分析：从基础接口到后台闭环
- 分支：`fys-dev/docs-m10-issue-51-tutorial-outline`
- 日期：2026-03-27

## 背景

`issue-47 ~ issue-50` 已经把 M10 的主线推进完成：

- AI 工作台入口成立
- 上传与文本提取接通
- 管理员真实分析闭环成立
- viewer 缓存体验与权限边界收住

如果这个阶段不及时把节奏、取舍和文章结构沉淀下来，后续继续做队列、任务中心或更复杂 Prompt 工作流时，就很容易只剩“代码结果”，失去教程型仓库最重要的过程感。

## 本次目标

- 为 M10 产出一份可继续扩写的教程大纲
- 串起 `issue-47 ~ issue-50` 的主线与顺序关系
- 写清 M10 做了什么、没做什么、为什么这样拆
- 更新文档导航，保证入口明确

## 非目标

- 不补新的业务功能
- 不回头修改 M10 已完成 issue 的实现
- 不把大纲直接扩成完整长文
- 不把后续 AI 队列或历史系统写成当前已完成内容

## TDD / 测试设计

这是文档任务，本轮不做代码测试，验证方式以文档校对为主。

### 1. 结构完整性校对

验证教程大纲至少覆盖：

- 里程碑目标
- issue 拆解顺序
- 关键设计取舍
- 已完成边界
- 后续衔接建议

### 2. 文档入口校对

验证：

- `docs/40-教程与博客/` 中存在 M10 大纲
- `docs/00-文档导航.md` 有对应入口或规划项
- 开发日志与教程大纲之间能互相引用

### 3. 文案边界校对

重点确认：

- 不把后续队列、历史系统写成“已完成能力”
- 不出现内部专用流程表达
- 用公开仓库可接受的中性工程语言描述 M10

## 实际改动

### 1. 补出 M10 里程碑教程大纲

新增：

- `docs/40-教程与博客/M10-AI-工作台从基础接口到后台闭环-教程大纲.md`

这份大纲把 M10 收成了一条清晰主线：

- 先立 AI 工作台入口
- 再接文件提取输入
- 再接管理员真实分析
- 最后收住 viewer 缓存体验边界

同时明确写清：

- M10 为什么这样拆
- 当前刻意不做什么
- 后续文章可以从哪些角度继续展开

### 2. 补本轮开发日志

新增：

- `docs/30-开发日志/M10-issue-51-教程大纲与里程碑收束.md`

这样 `issue-51` 继续符合仓库的标准流程：

- 有 issue
- 有边界
- 有日志
- 有产出

### 3. 更新文档导航

更新：

- `docs/00-文档导航.md`

把 M10 教程大纲补进教程与博客目录规划，避免文档新增后悬空。

## Review 记录

### 是否符合当前 Issue 与里程碑目标

符合。

本次只做：

- M10 教程大纲
- 文档导航补充
- 本轮开发日志

没有越界去做：

- 新功能开发
- 权限回改
- 额外 AI 技术方案扩展

### 是否存在可抽离的组件、公共函数、skills 或其他复用能力

本轮是纯文档任务，没有新的代码层抽象。

但从内容组织上，M10 进一步确认了一个适合 AI 主题里程碑的写法：

- 先解释为什么这一阶段先做短链路
- 再解释 issue 顺序与边界
- 再总结角色、成本和系统取舍
- 最后给出后续扩展方向

后续 `M11+` 依然可以继续沿用这个结构。

### 本次最重要的边界判断

这轮不是“宣布 AI 功能已经完整”，而是“把当前阶段收成可继续写、可继续演进的素材”。

这很重要，因为 M10 刚好处在“功能开始变复杂”的节点。如果不在这里及时收束，后续一旦继续接异步任务或历史系统，教程结构会很容易被打散。

## 自测结果

已执行：

- 文档结构人工校对
- 目录入口人工校对
- 文案边界人工校对

结果：

- M10 教程大纲已生成
- 文档导航入口已补齐
- 当前文案保持公开仓库可接受的中性工程表述

## 遇到的问题

### 1. AI 相关里程碑很容易被写成“功能清单”

问题：

如果只是把 `issue-47 ~ issue-50` 各自再复述一遍，大纲会很快沦为功能堆砌，很难形成后续文章骨架。

处理：

- 不重复具体实现细节
- 改为强调主线顺序、关键取舍和后续衔接

### 2. M10 的后续规划容易写成“马上就做”

问题：

M10 已经触到队列、历史、Prompt 编排这些更复杂方向，但这些能力当前并没有真正落地。

处理：

- 明确写出“M10 刻意没做什么”
- 把后续内容放到“衔接建议”而不是“已完成状态”

## 可沉淀为教程 / 博客的点

- 如何把 AI 能力从“后端接口存在”推进到“后台可演示闭环”
- 为什么同步最小闭环比一上来做队列更适合教程型项目
- 如何同时表达 admin 能力和 viewer 成本控制边界
- 如何在 AI 里程碑结束时及时沉淀可继续扩写的文档骨架

## 后续待办

- 如需要，可继续补一篇对外可发布的 M10 阶段总结正文
- 开始规划下一个里程碑时，继续沿用当前大纲结构
- 如后续继续做 AI 队列或任务中心，再从 M10 大纲中拆出单独文章继续展开
