---
doc_id: TRH-CK8S-S18-0001
type: traceability-history
title: "Sprint S18 Traceability History"
status: in-review
owner_role: KM
created_at: 2026-03-26
updated_at: 2026-04-01
related_issues: [470, 480, 522, 523, 524, 525, 561, 562, 563, 565, 567, 571, 573, 579, 581]
related_prs: []
approvals:
  required: ["Owner"]
  status: pending
  request_id: "owner-2026-03-26-traceability-s18-history"
---

# Sprint S18 Traceability History

## TL;DR
- Этот файл хранит historical delta для Sprint S18.
- Текущая master-карта связей остаётся в `docs/delivery/issue_map.md`.
- Текущее покрытие FR/NFR остаётся в `docs/delivery/requirements_traceability.md`.

## Актуализация по Issue #562 (`run:intake`, 2026-03-26)
- Подготовлен intake package:
  - `docs/delivery/sprints/s18/sprint_s18_mission_control_frontend_first_canvas_fake_data.md`;
  - `docs/delivery/epics/s18/epic_s18.md`;
  - `docs/delivery/epics/s18/epic-s18-day1-mission-control-frontend-first-canvas-intake.md`.
- Зафиксированы:
  - Sprint S18 как отдельный frontend-first Mission Control reset-stream после doc-reset `#561`;
  - рекомендованный sequencing: сначала isolated fake-data UX sprint, затем отдельный backend rebuild `#563` после owner approval;
  - Day1 baseline: fullscreen свободный canvas, Wave 1 taxonomy `Issue` / `PR` / `Run`, compact nodes, explicit relations, side panel/drawer, toolbar/controls и workflow editor UX на fake data;
  - product guardrail, что `run:dev` в рамках Sprint S18 ограничен isolated `web-console` prototype и не открывает обязательный late-stage flow;
  - prompt policy без drift: repo-seed prompts остаются каноничными, DB prompt editor не вводится, workflow behavior допускается только через deterministic generated `workflow-policy block`;
  - sequencing вокруг соседнего backlog сохраняется по rethink `#561`: `#522` / `#523` можно двигать отдельно, `#524` / `#525` остаются заблокированными до approval Sprint S18.
- Через `gh issue create` создана continuity issue `#565` для stage `run:vision`.
- Выполнены markdown-only проверки: traceability sync, локальная проверка `gh issue view 562 --json number,title,body,url`, `gh issue view 565 --json number,title,body,url`, `git diff --check`; kubectl/logs/БД-запросы не выполнялись, потому что stage ограничен documentation-only scope и не требовал runtime-debug.
- Root FR/NFR matrix в `docs/delivery/requirements_traceability.md` не менялась по существу: intake stage фиксирует problem/scope/handover и historical delta, а не добавляет новые канонические требования в `docs/product/requirements_machine_driven.md`.

## Актуализация по Issue #565 (`run:vision`, 2026-03-26)
- Подготовлен vision package:
  - `docs/delivery/epics/s18/epic-s18-day2-mission-control-frontend-first-canvas-vision.md`;
  - обновлены `docs/delivery/sprints/s18/sprint_s18_mission_control_frontend_first_canvas_fake_data.md` и `docs/delivery/epics/s18/epic_s18.md`.
- Зафиксированы:
  - Mission Control как owner-approved canvas-first workspace на fake data, где сначала утверждается UX свободного canvas для 2-3 инициатив, а backend rebuild `#563` стартует только после этого;
  - mission, north star, persona outcomes, KPI/guardrails и wave boundaries для frontend-first Sprint S18;
  - locked baseline Day1: fullscreen свободный canvas, taxonomy `Issue` / `PR` / `Run`, compact nodes, explicit relations, side panel/drawer, toolbar/controls и workflow editor UX на fake data;
  - дополнительный vision guardrail: workflow editor допускается только как policy-shaping UX с deterministic generated `workflow-policy block`, но не как prompt editor и не как live provider mutation path;
  - product boundary `run:dev`: только isolated `web-console` prototype на fake data без обязательного автоматического перехода в `qa/release/postdeploy/ops`;
  - wave boundary по смежным инициативам: `#524` / `#525` остаются заблокированными до owner approval Sprint S18, а `#563` остаётся отдельным backend follow-up.
- Через `gh issue create` создана follow-up issue `#567` для stage `run:prd` с continuity-требованием сохранить цепочку `prd -> arch -> design -> plan -> dev`.
- Выполнены markdown-only проверки: traceability sync, `git diff --check`, локальная проверка `gh issue view 565 --json number,title,body,url`, `gh issue view 567 --json number,title,body,url`, `gh issue create --help`, `gh pr create --help`, `gh pr edit --help`; kubectl/logs/БД-запросы не выполнялись, потому что stage ограничен documentation-only scope и не требовал runtime-debug.
- Root FR/NFR matrix в `docs/delivery/requirements_traceability.md` не менялась по существу: vision stage добавляет product framing, guardrails и historical delta, не создавая новых канонических FR/NFR.

## Актуализация по Issue #567 (`run:prd`, 2026-03-27)
- Подготовлен PRD package:
  - `docs/delivery/epics/s18/epic-s18-day3-mission-control-frontend-first-canvas-prd.md`;
  - `docs/delivery/epics/s18/prd-s18-day3-mission-control-frontend-first-canvas.md`;
  - обновлены `docs/delivery/sprints/s18/sprint_s18_mission_control_frontend_first_canvas_fake_data.md` и `docs/delivery/epics/s18/epic_s18.md`.
- Зафиксированы:
  - product contract Sprint S18 для owner/product lead path, operator path и workflow policy preview path на fake data;
  - user stories, FR/AC/NFR, scenario matrix, edge cases и expected evidence для fullscreen canvas, taxonomy `Issue` / `PR` / `Run`, compact nodes, explicit relations, drawer, toolbar и workflow UX;
  - locked baseline Sprint S18 сохранён без reopening: fullscreen canvas, workflow editor как policy-only fake-data UX, platform-safe actions only, repo-seed prompts как source of truth и isolated `web-console` prototype scope;
  - backend rebuild `#563`, live provider sync, DB prompt editor, release-safety cockpit и waves `#524` / `#525` закреплены как deferred/later-wave направления и не блокируют core MVP;
  - continuity handover переведён на issue `#571` для stage `run:arch` с требованием сохранить цепочку `arch -> design -> plan -> dev`.
- Через `gh issue create` создана follow-up issue `#571` для stage `run:arch`.
- Выполнены markdown-only проверки: traceability sync, `git diff --check`, локальная проверка `gh issue view 567 --json number,title,body,url`, `gh issue view 571 --json number,title,body,url`, `gh issue create --help`, `gh pr create --help`, `gh pr edit --help`; kubectl/logs/БД-запросы не выполнялись, потому что stage ограничен documentation-only scope и не требовал runtime-debug.
- Root FR/NFR matrix в `docs/delivery/requirements_traceability.md` не менялась по существу: PRD stage фиксирует sprint-specific product contract и historical delta, а канонический baseline требований остаётся в `docs/product/requirements_machine_driven.md`.

## Актуализация по Issue #571 (`run:arch`, 2026-03-27)
- Подготовлен architecture package:
  - `docs/delivery/epics/s18/epic-s18-day4-mission-control-frontend-first-canvas-arch.md`;
  - `docs/architecture/initiatives/s18_mission_control_frontend_first_canvas/README.md`;
  - `docs/architecture/initiatives/s18_mission_control_frontend_first_canvas/architecture.md`;
  - `docs/architecture/initiatives/s18_mission_control_frontend_first_canvas/c4_context.md`;
  - `docs/architecture/initiatives/s18_mission_control_frontend_first_canvas/c4_container.md`;
  - `docs/architecture/adr/ADR-0018-mission-control-frontend-first-prototype-and-backend-handover-boundary.md`;
  - `docs/architecture/alternatives/ALT-0010-mission-control-frontend-first-prototype-boundaries.md`;
  - обновлены `docs/architecture/README.md`, `docs/architecture/initiatives/README.md`, `docs/delivery/sprints/s18/sprint_s18_mission_control_frontend_first_canvas_fake_data.md`, `docs/delivery/epics/s18/epic_s18.md`, `docs/delivery/delivery_plan.md`, `docs/delivery/issue_map.md`.
- Зафиксированы:
  - `web-console` как единственный owner isolated fake-data prototype, canvas/view-state и workflow preview UX для Sprint S18;
  - явная граница между текущим prototype и future backend rebuild `#563`, без hidden prerequisite на `api-gateway`, `control-plane`, `worker` или `PostgreSQL`;
  - repo-seed prompts как source of truth и deterministic `workflow-policy block` как единственно допустимая форма workflow preview semantics;
  - deferred/later-wave boundary: backend rebuild `#563`, live provider sync, DB prompt editor, release-safety cockpit и waves `#524/#525` не блокируют Sprint S18;
  - continuity handover переведён на issue `#573` для stage `run:design`.
- Через `gh issue create` создана follow-up issue `#573` для stage `run:design`.
- Выполнены markdown-only проверки: traceability sync, `git diff --check`, локальная проверка `gh issue view 571 --json number,title,body,url`, `gh issue view 573 --json number,title,body,url`, `gh issue create --help`, `gh pr create --help`, `gh pr edit --help`; kubectl/logs/БД-запросы не выполнялись, потому что stage ограничен documentation-only scope и не требовал runtime-debug.
- Root FR/NFR matrix в `docs/delivery/requirements_traceability.md` не менялась по существу: architecture stage фиксирует ownership split, trade-offs и historical delta, не добавляя новые канонические требования в `docs/product/requirements_machine_driven.md`.

## Актуализация по Issue #573 (`run:design`, 2026-04-01)
- Подготовлен design package:
  - `docs/delivery/epics/s18/epic-s18-day5-mission-control-frontend-first-canvas-design.md`;
  - `docs/architecture/initiatives/s18_mission_control_frontend_first_canvas/README.md`;
  - `docs/architecture/initiatives/s18_mission_control_frontend_first_canvas/design_doc.md`;
  - `docs/architecture/initiatives/s18_mission_control_frontend_first_canvas/api_contract.md`;
  - `docs/architecture/initiatives/s18_mission_control_frontend_first_canvas/data_model.md`;
  - `docs/architecture/initiatives/s18_mission_control_frontend_first_canvas/migrations_policy.md`;
  - обновлены `docs/delivery/sprints/s18/sprint_s18_mission_control_frontend_first_canvas_fake_data.md`, `docs/delivery/epics/s18/epic_s18.md`, `docs/delivery/delivery_plan.md`, `docs/delivery/issue_map.md`.
- Зафиксированы:
  - frontend-only implementation contract для Sprint S18: route `MissionControlPage.vue` сохраняется, но data/state path должен идти через explicit prototype source/store, а не через current API/realtime branch;
  - feature-local fake-data data model для scenario/initiative/node/relation/drawer/workflow preset/ui-state, без объявления временного backend source of truth;
  - workflow preview как deterministic generated `workflow-policy block` с repo-seed source refs, structured toggles only и без prompt editor/provider mutation semantics;
  - no-op migration policy: в Sprint S18 отсутствуют OpenAPI/proto/schema/runtime migrations, а backend rebuild `#563` остаётся отдельным deferred flow;
  - continuity handover переведён на issue `#579` для stage `run:plan`.
- Через `gh issue create` создана follow-up issue `#579` для stage `run:plan`.
- Выполнены markdown-only проверки: traceability sync, `git diff --check`, локальная проверка `gh issue view 573 --json number,title,body,url`, `gh issue view 579 --json number,title,body,url`, фактическое создание issue `#579` через `gh issue create`; kubectl/logs/БД-запросы не выполнялись, потому что stage ограничен documentation-only scope и не требовал runtime-debug.
- Root FR/NFR matrix в `docs/delivery/requirements_traceability.md` не менялась по существу: design stage фиксирует UI/state/contract package и historical delta, не добавляя новые канонические требования в `docs/product/requirements_machine_driven.md`.

## Актуализация по Issue #579 (`run:plan`, 2026-04-01)
- Подготовлен plan package:
  - `docs/delivery/epics/s18/epic-s18-day6-mission-control-frontend-first-canvas-plan.md`;
  - обновлены `docs/delivery/sprints/s18/sprint_s18_mission_control_frontend_first_canvas_fake_data.md`, `docs/delivery/epics/s18/epic_s18.md`, `docs/delivery/delivery_plan.md`, `docs/delivery/issue_map.md`, `docs/delivery/epics/README.md`, `docs/delivery/sprints/README.md`.
- Зафиксированы:
  - execution package Sprint S18 для перехода в `run:dev` без разрыва continuity и без reopening Day1-Day5 baseline;
  - одна owner-managed implementation issue `#581`, внутри которой зафиксированы waves `route shell + prototype source -> canvas/drawer composition -> workflow preview/prompt-source evidence -> acceptance/demo evidence`;
  - quality gates `QG-S18-D6-01..QG-S18-D6-08`, DoR/DoD, blockers, risks и owner decisions для frontend-only prototype;
  - deferred boundary сохранена явно: backend rebuild `#563`, live provider sync, DB prompt editor, release-safety cockpit и waves `#524/#525` не входят в execution package;
  - continuity handover переведён на issue `#581` для stage `run:dev`.
- Через `gh issue create` создана follow-up issue `#581` для stage `run:dev`.
- Выполнены markdown-only проверки: traceability sync, `git diff --check`, локальная проверка `gh issue view 579 --json number,title,body,url`, `gh issue view 581 --json number,title,body,url`, `gh issue create --help`, `gh pr create --help`, `gh pr edit --help`; kubectl/logs/БД-запросы не выполнялись, потому что stage ограничен documentation-only scope и не требовал runtime-debug.
- Root FR/NFR matrix в `docs/delivery/requirements_traceability.md` не менялась по существу: plan stage фиксирует execution package, handover и historical delta, не добавляя новые канонические требования в `docs/product/requirements_machine_driven.md`.
