---
doc_id: TRH-CK8S-S6-0001
type: traceability-history
title: "Sprint S6 Traceability History"
status: in-review
owner_role: KM
created_at: 2026-03-12
updated_at: 2026-03-12
related_issues: [184, 187, 189, 195, 197, 199, 201, 216, 262, 263, 265, 327]
related_prs: []
approvals:
  required: ["Owner"]
  status: pending
  request_id: "owner-2026-03-12-traceability-s6-history"
---

# Sprint S6 Traceability History

## TL;DR
- Этот файл хранит historical delta для Sprint S6.
- Текущая master-карта связей остаётся в `docs/delivery/issue_map.md`.
- Текущее покрытие FR/NFR остаётся в `docs/delivery/requirements_traceability.md`.

## Актуализация по Issue #184 (`run:intake`, 2026-02-25)
- Для FR-009/FR-030/FR-032/FR-033/FR-038 добавлен intake traceability пакет Sprint S6:
  `docs/delivery/sprints/s6/sprint_s6_agents_prompt_management.md`,
  `docs/delivery/epics/s6/epic_s6.md`,
  `docs/delivery/epics/s6/epic-s6-day1-agents-prompts-intake.md`.
- Создана stage-continuity issue `#185` для stage `run:vision` без trigger-лейбла (ставит Owner) с обязательной инструкцией сформировать issue следующего этапа (`run:prd`), чтобы сохранить последовательную декомпозицию до `run:doc-audit`.
- Зафиксировано продуктовое расхождение As-Is: UI-раздел `Agents` и prompt templates находится в scaffold-состоянии, при этом contract-first staff API пока не содержит endpoint-ов для agents/templates/audit lifecycle.
- Зафиксирован stage-handover baseline для полного цикла до `run:doc-audit` и обязательное правило создания follow-up issue на каждом следующем stage до `run:plan` включительно.

## Актуализация по Issue #187 (`run:prd`, 2026-02-25)
- Для FR-009/FR-015/FR-030/FR-033/FR-038 и NFR-010/NFR-015/NFR-018 добавлен PRD traceability пакет Sprint S6:
  `docs/delivery/epics/s6/epic-s6-day3-agents-prompts-prd.md`,
  `docs/delivery/epics/s6/prd-s6-day3-agents-prompts-lifecycle.md`,
  `docs/delivery/epics/s6/epic_s6.md`,
  `docs/delivery/sprints/s6/sprint_s6_agents_prompt_management.md`.
- Формализованы требования и критерии приемки для контуров `agents settings`, `prompt templates lifecycle`, `history/audit` в формате FR/AC/NFR-draft.
- Подтверждена трассируемость stage-цепочки `#184 -> #185 -> #187` и создана follow-up issue `#189` для stage `run:arch` без trigger-лейбла (ставит Owner) с обязательной инструкцией создать issue `run:design` по завершении архитектурного этапа.
- Зафиксирован policy-safe scope этапа: markdown-only изменения без обновления code/runtime артефактов.

## Актуализация по Issue #189 (`run:arch`, 2026-02-25)
- Архитектурный пакет для lifecycle управления агентами и шаблонами промптов зафиксирован в:
  `docs/architecture/initiatives/agents_prompt_templates_lifecycle/architecture.md`,
  `docs/architecture/adr/ADR-0009-prompt-templates-lifecycle-and-audit.md`,
  `docs/architecture/alternatives/ALT-0001-agents-prompt-templates-lifecycle.md`.
- Трассируемость PRD-артефактов S6 Day3 зафиксирована через Issue `#187` и PR `#190` (merged).
- Handover в `run:design` включает обязательные артефакты OpenAPI, data model/migrations и UI flow для `agents/templates/audit`, а также migration/runtime impact.
- По итогам `run:arch` создана follow-up issue `#195` для stage `run:design` с обязательной инструкцией после завершения stage создать issue следующего этапа `run:plan`.
- Через Context7 подтверждено, что для design-этапа не требуется новая внешняя библиотека:
  достаточно текущего стека `kin-openapi` (валидация контрактов) и `monaco-editor` (DiffEditor).

## Актуализация по Issue #195 (`run:design`, 2026-02-25)
- Подготовлен полный design package для `agents/templates/audit`:
  `docs/architecture/initiatives/agents_prompt_templates_lifecycle/design_doc.md`,
  `docs/architecture/initiatives/agents_prompt_templates_lifecycle/api_contract.md`,
  `docs/architecture/initiatives/agents_prompt_templates_lifecycle/data_model.md`,
  `docs/architecture/initiatives/agents_prompt_templates_lifecycle/migrations_policy.md`.
- Зафиксированы typed transport boundaries (staff HTTP + internal gRPC), error/validator/concurrency contract и UI flow для list/details/diff/preview/history.
- Обновлены артефакты Sprint S6 Day5:
  `docs/delivery/epics/s6/epic-s6-day5-agents-prompts-design.md`,
  `docs/delivery/epics/s6/epic_s6.md`,
  `docs/delivery/sprints/s6/sprint_s6_agents_prompt_management.md`.
- Через Context7 подтверждён dependency baseline для реализации без новых библиотек:
  `kin-openapi` (`/getkin/kin-openapi`) и `monaco-editor` (`/microsoft/monaco-editor`).
- Создана follow-up issue `#197` для stage `run:plan` с обязательной инструкцией после `run:plan` создать issue `run:dev`.

## Актуализация по Issue #197 (`run:plan`, 2026-02-25)
- Для FR-033/FR-038 и NFR-010/NFR-018 добавлен execution-governance пакет Sprint S6 Day6:
  `docs/delivery/epics/s6/epic-s6-day6-agents-prompts-plan.md`,
  `docs/delivery/epics/s6/epic_s6.md`,
  `docs/delivery/sprints/s6/sprint_s6_agents_prompt_management.md`,
  `docs/delivery/delivery_plan.md`.
- Зафиксирована декомпозиция `run:dev` по потокам W1..W7 с quality-gates QG-S6-D6-01..QG-S6-D6-07 и DoR/DoD-критериями перехода в `run:qa`.
- Сформирован реестр blockers/risks/owner decisions для handover в реализацию без выхода за архитектурные границы Day5 design package.
- Создана follow-up issue `#199` для stage `run:dev` без trigger-лейбла с обязательной continuity-инструкцией создать issue `run:qa` после завершения реализации.
- Через Context7 (`/websites/cli_github_manual`) подтверждён актуальный синтаксис `gh issue/pr` команд для fallback/PR-flow; новые внешние зависимости не требуются.

## Актуализация по Issue #199 (`run:dev`, 2026-02-25)
- Для FR-009/FR-015/FR-030/FR-033/FR-038 и NFR-010/NFR-015/NFR-018 реализован execution-пакет:
  - contract-first расширение `services/external/api-gateway/api/server/api.yaml` и `proto/kodex/controlplane/v1/controlplane.proto`;
  - доменные use-cases/control-plane transport для `agents/templates/audit`;
  - миграция `prompt_templates` + `agents.settings/settings_version`;
  - frontend `Agents` переведён с scaffold на typed API flow (list/details/settings/diff/preview/history).
- Реализация оформлена в `GitHub PR #202` с синхронным обновлением contract/codegen/docs артефактов.
- Собрано regression evidence:
  - `go test ./services/internal/control-plane/...`
  - `go test ./services/external/api-gateway/...`
  - `npm run build` (`services/staff/web-console`)
  - `make lint-go`
  - `make dupl-go` (зафиксированы pre-existing дубли вне scope текущих правок).
- Создана follow-up issue `#201` для stage `run:qa` с обязательной continuity-инструкцией по созданию issue `run:release` после завершения QA.

## Актуализация по Issue #262 (`run:release`, 2026-03-02)
- Для FR-028/FR-033/FR-045 и NFR-007/NFR-010/NFR-018 зафиксирован release closeout пакет Sprint S6:
  `docs/delivery/epics/s6/epic-s6-day9-release-closeout.md`,
  `docs/delivery/epics/s6/epic_s6.md`,
  `docs/delivery/sprints/s6/sprint_s6_agents_prompt_management.md`,
  `docs/delivery/delivery_plan.md`,
  `docs/delivery/issue_map.md`.
- Подтверждена release continuity цепочка:
  `#199 -> #201 -> #216 -> #262`, сформирован handover в `run:postdeploy` через issue `#263`.
- Зафиксированы release quality-gates, DoD, release notes и rollback/mitigation план без расширения scope за пределы markdown-only policy.
- Через Context7 (`/websites/cli_github_manual`) подтверждён актуальный синтаксис `gh issue/pr` команд для PR-flow и label-transition fallback.

## Актуализация по Issue #263 (`run:postdeploy`, 2026-03-02)
- Для FR-028/FR-033/FR-045 и NFR-001/NFR-003/NFR-010/NFR-018 оформлен postdeploy evidence пакет Sprint S6:
  `docs/delivery/epics/s6/epic-s6-day10-postdeploy-review.md`,
  `docs/ops/handovers/s6/postdeploy_ops_handover.md`,
  `docs/ops/production_runbook.md`,
  `docs/delivery/epics/s6/epic_s6.md`,
  `docs/delivery/sprints/s6/sprint_s6_agents_prompt_management.md`,
  `docs/delivery/delivery_plan.md`,
  `docs/delivery/issue_map.md`.
- Подтверждена stage continuity цепочка:
  `#199 -> #201 -> #216 -> #262 -> #263`, подготовлен handover в `run:ops` через issue `#265`.
- Зафиксированы runtime проверки postdeploy (health/logs/events/services/jobs), residual operational risks и action items для следующего этапа.
- Через Context7 подтверждены актуальные рекомендации:
  - Kubernetes probe semantics (`startupProbe` для slow-start): `/websites/kubernetes_io`;
  - anti-noise alerting (`for`, `keep_firing_for`) и user-impact paging: `/prometheus/docs`, `/websites/prometheus_io`.

## Актуализация по Issue #265 (`run:ops`, 2026-03-02)
- Для FR-028/FR-033/FR-045 и NFR-001/NFR-007/NFR-010/NFR-018 оформлен ops closeout пакет Sprint S6:
  `docs/delivery/epics/s6/epic-s6-day11-ops-operational-closeout.md`,
  `docs/ops/handovers/s6/operational_baseline.md`,
  `docs/ops/production_runbook.md`,
  `docs/ops/handovers/s6/postdeploy_ops_handover.md`,
  `docs/delivery/epics/s6/epic_s6.md`,
  `docs/delivery/sprints/s6/sprint_s6_agents_prompt_management.md`,
  `docs/delivery/delivery_plan.md`,
  `docs/delivery/issue_map.md`.
- Подтверждена stage continuity цепочка:
  `#199 -> #201 -> #216 -> #262 -> #263 -> #265`; зафиксирован handover на следующий контур `run:doc-audit`.
- Зафиксированы формальные эксплуатационные решения:
  runbook triage baseline, monitoring/alert thresholds, SLO burn-rate policy и rollback readiness критерии.
- Через Context7 подтверждены актуальные рекомендации:
  - Kubernetes probes и handoff `startupProbe -> liveness/readiness`: `/websites/kubernetes_io`;
  - Prometheus alerting anti-noise (`for`, `keep_firing_for`) и rule baseline: `/prometheus/docs`, `/websites/prometheus_io`.
