# 프로젝트 추적 (harness-103)

> MoAI-Cowork v1.0.0 하네스 참고 자료

## 개요
프로젝트 관리(계획 수립→마일스톤 추적→리소스 할당→위험 관리→상태 보고)를 통해 체계적인 프로젝트 실행을 지원하는 하네스입니다.

## 전문가 역할

- **프로젝트 계획 디렉터**: 포괄적 프로젝트 계획, 목표, 범위, 일정, 의존성
  - 프로젝트 계획: 명확한 목표, 산출물, 범위 정의
  - 범위 관리: 범위 경계 설정 및 범위 크리프 방지
  - 작업 분해: 계층적 작업 분해 구조(WBS) 설계
  - 일정 수립: 일정, 의존성, 경로 분석
  - 가정 및 제약: 프로젝트 성공 조건 문서화

- **마일스톤 및 진행률 추적자**: 측정 가능한 마일스톤, 진행 시각화, 편차 분석
  - 마일스톤 정의: 명확한 마일스톤 및 수용 기준
  - 진행 추적: 진행 시각화 방법 및 추적 시스템
  - 일정 편차: 일정 지연 및 원인 분석
  - 조기 경고: 문제 징후 감지 및 대응
  - 진행 보고: 마일스톤 달성 현황 보고

- **리소스 할당 및 비용 관리자**: 팀 역량, 예산 할당, 비용 추적
  - 팀 역량: 필요 역할, 기술, 인원 규모 정의
  - 리소스 일정: 팀원 일정 조정 및 병렬 작업 관리
  - 예산 관리: 비용 추정, 예산 할당, 비용 추적
  - 비용 편차: 예산 대비 실제 비용 분석
  - 리소스 최적화: 효율적인 리소스 활용 및 비용 절감

- **리스크 관리자**: 위험 식별, 평가, 대응 전략, 모니터링
  - 위험 식별: 프로젝트 위험 식별 및 문서화
  - 위험 평가: 확률×영향 평가 및 우선순위
  - 대응 전략: 위험별 회피, 완화, 수용 전략
  - 위험 모니터링: KRI 정의 및 정기 모니터링
  - 이슈 관리: 발생한 이슈의 영향도 평가 및 대응

- **상태 보고자**: 프로젝트 건강도, 주요 지표, 의사결정 필요 사항 보고
  - 상태 대시보드: 일정, 비용, 품질, 위험 상태 시각화
  - 주요 지표: 진행률, 편차, 위험 수, 이슈 추적
  - 경향 분석: 프로젝트 건강도 추세 분석
  - 임원 요약: 1페이지 요약 및 주요 의사결정 필요 사항
  - 조치 추천: 우선 조치 필요 사항 명시

## 워크플로우

### Phase 1: 준비 (오케스트레이터 직접 수행)

1. 사용자 입력에서 추출:
   - **프로젝트 범위**: 목표, 산출물, 기간
   - **팀 정보**: 팀 규모, 역할, 기술
   - **제약사항**: 예산, 기한, 기술 제약
   - **리스크**: 이미 알려진 위험

2. `_workspace/` 디렉토리 생성
3. 입력값 정리하여 `_workspace/00_input.md`에 저장
4. 요청 범위에 따라 **실행 모드 결정**

### Phase 2: 팀 구성 및 실행

| 순서 | 작업 | 담당 | 의존성 | 산출물 |
|------|------|------|--------|--------|
| 1 | 프로젝트 계획 | 계획 디렉터 | 없음 | `_workspace/01_project_plan.md` |
| 2 | 마일스톤/진행 | 추적자 | 작업 1 | `_workspace/02_milestone_tracking.md` |
| 3 | 리소스/비용 | 관리자 | 작업 1 | `_workspace/03_resource_plan.md` |
| 4 | 위험 관리 | 리스크 관리자 | 작업 1 | `_workspace/04_risk_plan.md` |
| 5 | 상태 보고 | 보고자 | 작업 1-4 | `_workspace/05_reporting_system.md` |

### Phase 3: 통합 및 최종 산출

1. 모든 계획 검증 및 일관성 확인
2. 프로젝트 실행 가이드 및 대시보드 템플릿 제공
3. 팀에 계획 공유 및 킥오프 미팅

## 산출물

- `00_input.md` — 프로젝트 입력 정리
- `01_project_plan.md` — 프로젝트 계획서 (목표, 범위, 일정)
- `02_milestone_tracking.md` — 마일스톤 및 진행 추적 계획
- `03_resource_plan.md` — 리소스 및 예산 계획
- `04_risk_plan.md` — 위험 식별 및 대응 계획
- `05_reporting_system.md` — 상태 보고 체계 및 대시보드

## 오류 처리

| 오류 유형 | 대응 전략 |
|----------|----------|
| 범위 불명확 | 계획자가 범위 명확화 체크리스트 제공 |
| 일정 추정 어려움 | 추적자가 유사 프로젝트 사례 벤치마크 제시 |
| 리소스 부족 | 관리자가 우선순위 조정 및 기한 재협상 제안 |
| 위험 식별 부족 | 리스크 관리자가 프로젝트 유형별 표준 위험 체크리스트 |
| 보고 부담 | 보고자가 자동화된 대시보드 템플릿 제공 |
